中部战区项目
一、软件相关
1）药盒修改，涉及绑定药合、药盒核对、药盒加药、药盒库存中的库位由原来的1、2修改为白、绿。
2）药品核对添加药品合计页面。
3）药品核对添加患者姓名查询，列表页添加麻醉医师字段列。
4）抽屉取药添加向药盒加药，还药时直接从药盒中还。
5）开抽屉报警已关掉，想要加到软件里自行设置开启与关闭。
6）回收空瓶二类药直接清空回收数量、一类药品需要根据单支中取出数量进行清空安瓿数量
（因有的空安瓿放进去取不出建议他们直接将空安瓿放到普通抽屉中，如果他们仍要用单支做回收这边希望我们设计一个取空安瓿的取药器）。
7）针对空安瓿回收流程还需要修改，如果用单支回收他们希望自动计数（放入、取出）。
8）部分页面按这边老师的使用习惯做调整。

二、硬件相关
单支板抽屉修改
1.原来的横向排列改为竖向排列（现场项目经理说暂时先不要答应）
2.除15、16号抽屉外其余均要加单支（待定）
3.建议设计空安瓿取药器取出较小的空安瓿（加高也需要自己手拿怕掉碎渣不好清理）

三、接口相关
1.接口同步过来的数据处方里大部分没有批次信息，但是医院老师说已经填了，而且他们打印出来的处方上是有批次信息的，但是写到我们数据里批次字段是空的。
2.处方数据部分有部分没有，导致周五核对的时候无法核对。

    现状：1）已经把毒麻柜推到医院备药间，药品信息已经全部录入，按照老师要求将对应库位绑定好，并放入药品。
               2）已对备药间的三位老师讲述系统操作流程及各页面功能。
待完成：1）周五放好药后有些药的批次更新比较频繁，老师要调整现在已经绑定到抽屉里的药，周一会按他们新给我药品信息做调整。
              2）周一信息科会配合一起看周五没有过来的处方数据问题。
              3）抽屉加药、药盒放药，要走初始数据。按新的放药信息将药放入药盒，初始流程这边老师让自己走。包括核对处方，及全流程试用。
         



